Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://congan.backan.gov.vn

Cố gắng hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành năm 2024

Làm việc với lãnh đạo Quốc hội, chủ đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết cố gắng hoàn thành dự án trong năm 2024.

Sáng 2/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương thị sát, kiểm tra thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, cụ thể ở khu vực nút giao với quốc lộ 51 và cầu cạn qua rừng ngập mặn xã Phước Thái, huyện Long Thành.

 
Chủ tịch Quốc hội thị sát Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sáng 2/10. Ảnh: Phước Tuấn

Chủ tịch Quốc hội thị sát Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sáng 2/10. Ảnh: Phước Tuấn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2014, sau khi hoàn thành được kỳ vọng giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây. Cao tốc lớn nhất miền Nam dự kiến hoàn thành năm 2019, song ba năm qua phải dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn, chính sách. Mới đây chủ đầu tư xin lùi thời hạn hoàn thành đến quý 3/2025.

Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết hiện còn vài gói thầu đang vướng mắc chưa thể tái khởi động do nhà thầu yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Hiện, các gói thầu nhánh phía Tây sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tạm dừng thi công. Việc giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất.

Theo ông Quang, VEC đang hoàn thiện các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu, triển khai thi công trở lại để hoàn thành dự án như kế hoạch. Khó khăn lớn nhất của dự án đã được tháo gỡ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận để VEC tạm sử dụng nguồn thu phí, các khoản tiền chưa đến hạn để trả nợ nhà thầu.

 
Cao tốc đoạn chạy qua rừng ngập mặn ở huyện Long Thành, Đồng Nai, hồi tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Cao tốc đoạn chạy qua rừng ngập mặn ở huyện Long Thành, Đồng Nai, hồi tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Bến Lức - Long Thành là cao tốc quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vấn đề vốn là khó khăn nhất nay đã được tháo gỡ, không có lý do gì để chậm nữa. Các cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh công trình trình, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

"Các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, có thể rút ngắn thời gian một năm, hoàn thành vào năm 2024", ông Huệ nói.

Trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội đã thị sát, thăm hỏi, làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và người dân tái định cư ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (cách sân bay chừng 7 km). Trên công trường san lấp mặt bằng, lu nền nhà ga, ông Huệ nói "đã thấy hình hài của sân bay trong tương lai".

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Chính phủ đặt mục tiêu khánh thành sân bay quốc tế Long Thành dịp 2/9/2025, sớm hơn so với kế hoạch vào cuối năm 2025. "Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nỗ lực cao hơn để có công trình xứng tầm với một đất nước 100 triệu dân", ông Huệ nói.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây