Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://congan.backan.gov.vn

Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án ĐT 254

Ngày 17/10, đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 254 từ huyện Chợ Đồn đi huyện Ba Bể.

Ngày 17/10, đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 254 từ huyện Chợ Đồn đi huyện Ba Bể.

Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án ĐT 254
Đoàn công tác kiểm tra tại vị trí đổ thải của dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - đơn vị chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, tiến độ các gói thầu thi công xây lắp của dự án đảm bảo theo kế hoạch, các hạng mục như: Thi công xây dựng nền, mặt đường đường cấp phối đá dăm; hệ thống thoát nước và các cầu; di chuyển hệ thống cáp viễn thông; di chuyển công trình thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật… đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, Ban Quản lý đã tiến hành giải ngân được gần 293 tỷ đồng vốn được bố trí, đạt khoảng 40% tiến độ. Ban QLDA thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công: Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí điểm kiểm tra chất lượng; kiểm tra biện pháp thi công; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường… Công tác chấp hành về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được Ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, gia cố các lan can, lưới an toàn, treo biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn được các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã lắng nghe các ý kiến của Ban QLDA, các nhà thầu và chính quyền địa phương về vấn đề giải phóng mặt bằng, vị trí đổ thải, kinh phí đo đạc, chỉnh lý bản đồ thu hồi đất... dọc theo tuyến đường này. Vấn đề đặt ra hiện nay là khối lượng đất đổ thải rất lớn, trong khi các bãi đổ thải theo quy hoạch và thiết kế của dự án đều vướng mắc, chưa thể thực hiện đổ thải. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng còn gặp nhiều vướng mắc…

Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án ĐT 254 - Ảnh minh hoạ 2
Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại xã Nam Cường (Chợ Đồn)

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh cần thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và các sở, ban ngành liên quan khi triển khai dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong thực tiễn; nhắc nhởcác nhà thầu xây lắp thực hiện thi công theo luật định và cam kết tiến độ với chủ đầu tư, nghiêm cấm việc đổ thải ra môi trường không theo phương án thi công được duyệt, gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các xã có dự án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây